# 專案開發路線圖

## 概述
基於產品需求和原生Web技術架構，制定 Drama Ling 語言學習平台的完整開發計劃，包含功能優先級、開發里程碑和資源分配。

**技術堆疊**: 
- **前端**: 原生Web技術 (HTML5 + CSS3/SCSS + Modern JavaScript ES2022+)
- **建置工具**: Vite 5.x
- **後端**: .NET Core API
- **資料庫**: PostgreSQL + Redis

**最後更新**: 2025-09-10

## 開發原則與策略

### 敏捷開發方法
- [ ] **迭代週期**: 2週一個Sprint，快速迭代和回饋
- [ ] **MVP先行**: 優先開發最小可行產品驗證核心概念
- [ ] **用戶導向**: 每個功能都有明確的用戶價值和成功指標
- [ ] **技術債務**: 在功能開發和技術優化間保持平衡
- [ ] **持續整合**: 自動化測試和部署確保代碼品質

### 風險管控策略
- [ ] **技術驗證**: 高風險技術提前進行概念驗證(PoC)
- [ ] **並行開發**: 前後端及移動端同步開發減少依賴等待
- [ ] **備用方案**: 關鍵功能準備技術備案
- [ ] **績效監控**: 建立關鍵績效指標(KPI)追蹤開發進度
- [ ] **定期檢討**: 每月里程碑檢討，適時調整開發計劃

## Phase 1: 原生Web前端基礎 (2025年9月-11月)

### 目標：建立詞彙學習核心功能
**核心價值**: 用戶能夠通過原生Web應用進行詞彙學習並獲得AI分析回饋

### Sprint 1-2: Web架構建立 (Week 1-4)
**前端基礎設施 (優先)**
- [ ] Vite 5.x 專案初始化和配置
- [ ] 原生Web專案結構建立
- [ ] SCSS樣式系統架設 (基於HTML原型)
- [ ] Modern JavaScript ES2022+ 模組系統
- [ ] 基礎路由系統 (History API)
- [ ] 狀態管理架構 (原生JavaScript)

**後端基礎設施**
- [ ] 資料庫架構建立 (PostgreSQL + Redis)  
- [ ] 用戶認證系統 (註冊/登入/JWT)
- [ ] 基礎API框架 (.NET Core Web API)
- [ ] Entity Framework Core 設定和遷移
- [ ] CORS和Web API配置

**預期產出**:
- 原生Web應用框架可運行
- 響應式設計基礎建立
- 開發環境和建置流程完成

### Sprint 3-4: 詞彙學習核心功能 (Week 5-8)
**詞彙學習系統 (基於 FT_VocabularyPractice)**
- [ ] 詞彙介紹組件 (UI_Vocab_Introduction) 
- [ ] 詞彙選擇練習 (UI_Vocab_Choice_Practice)
- [ ] 詞彙複習系統 (UI_Vocab_Review_Main)
- [ ] Web Audio API 音頻播放功能
- [ ] 間隔複習演算法實現

**情境學習功能**
- [ ] 場景選擇器 (基於HTML原型)
- [ ] 對話氣泡顯示系統
- [ ] 情境練習互動功能
- [ ] 詞彙在情境中的標記和學習

**預期產出**:
- 完整的詞彙學習流程可用
- 基礎情境學習功能運作
- Web版快捷鍵系統實現

### Sprint 5-6: Web版特色功能與優化 (Week 9-12)
**Web版專有功能**
- [ ] 詞彙學習分析儀表板 (Page_Vocab_Analytics_Dashboard_W)
- [ ] 快捷鍵操作系統 (完整鍵盤支援)
- [ ] 多標籤學習功能
- [ ] 瀏覽器書籤整合
- [ ] 離線學習模式 (PWA)

**效能與可用性優化**
- [ ] 響應式設計完善 (桌面優先)
- [ ] 無障礙設計實現 (WCAG 2.1 AA)
- [ ] 懶載入和效能優化
- [ ] 數據可視化圖表 (學習統計)

**預期產出**:
- Web版詞彙學習MVP完成
- 桌面端優化體驗
- PWA安裝和離線功能

### Phase 1 交付標準
- [ ] 用戶註冊、登入功能正常 (Web端)
- [ ] 詞彙學習三種模式可用 (卡片/測驗/情境)
- [ ] 間隔複習演算法運作正常
- [ ] Web版快捷鍵系統完整
- [ ] 響應式設計支援多種螢幕尺寸
- [ ] 頁面載入時間 < 3秒
- [ ] 音頻播放延遲 < 200ms
- [ ] 支援Chrome、Firefox、Safari主流瀏覽器

---

## Phase 2: 擴展功能開發 (2025年12月-2026年4月)

### 目標：建立完整Web學習平台
**核心價值**: 多元學習功能和進階分析提升學習效果

### Sprint 7-8: 情境對話系統 (Week 13-16)
**多場景劇本對話 (FT_ScenarioDialogue)**
- [ ] 場景對話成本確認系統 (UI_ScenarioDialog_CostConfirmPopup)
- [ ] 角色詳情和背景系統 (UI_ScenarioDialog_RoleDetail) 
- [ ] 關鍵詞預習功能 (UI_ScenarioDialog_KeywordDetail)
- [ ] 智能回覆輸入系統 (UI_ScenarioDialog_ReplyInput)

**AI即時分析回饋 (FT_AIFeedback)**
- [ ] AI對話分析引擎整合
- [ ] 三維度評分系統 (語法/詞彙/流暢度)
- [ ] 即時回饋和改善建議
- [ ] 對話訂正功能實現

**預期產出**:
- 完整情境對話學習體驗
- AI驅動的學習回饋系統
- 多場景對話練習功能

### Sprint 9-10: 社交學習與競爭 (Week 17-20)  
**社交學習系統 (FT_SocialLearning)**
- [ ] 社交搜尋功能 (UI_Social_Search)
- [ ] 用戶社交檔案 (UI_Social_Profile)
- [ ] 好友關係管理 (UI_Social_Friends)
- [ ] 學習挑戰和協作功能

**排行榜競爭 (FT_Leaderboard) + 成就系統 (FT_Achievement)**
- [ ] 多維度排行榜系統 (日/週/月)
- [ ] 學習成就和里程碑追蹤
- [ ] 成就徽章系統和展示
- [ ] 社交分享和競爭機制

**預期產出**:
- 完整社交學習生態
- 用戶參與激勵機制
- 學習社群互動功能

### Sprint 11-12: 商業功能與個人中心 (Week 21-24)
**個人中心管理系統 (FT_PersonalCenter)**
- [ ] 個人資料詳細管理 (UI_PersonalCenter_dd_Detail)
- [ ] 帳戶系統管理 (UI_Account_List, UI_Account_Option)
- [ ] 個人設定系統 (UI_Profile_Settings)  
- [ ] 成就徽章收集 (UI_BadgeCollection)
- [ ] 挑戰關卡設定 (UI_ChallengeLevel_ChoosePopup)

**商業模式功能整合**
- [ ] 鑽石購買系統基礎 (FT_DiamondPurchase)
- [ ] 道具商店系統 (FT_ItemShop)
- [ ] 簡化訂閱系統 (FT_SimplifiedSubscription)
- [ ] 獎勵廣告系統 (FT_RewardAds)

**預期產出**:
- 完整個人中心管理功能
- 基礎商業模式支援
- 用戶個人化設定系統

### Phase 2 交付標準
- [ ] 完整情境對話系統運作
- [ ] 社交學習和競爭功能完善
- [ ] 個人中心和設定系統完整
- [ ] 基礎商業模式功能可用
- [ ] Web應用跨瀏覽器相容性良好
- [ ] 無障礙設計達WCAG 2.1 AA標準
- [ ] API響應時間保持 < 500ms

---

## Phase 3: 進階功能與生產優化 (2026年5月-8月)

### 目標：建立競爭優勢和規模化基礎
**核心價值**: 專業功能和企業服務擴大用戶群體

### Sprint 13-14: 進階學習功能 (Week 25-28)
**限時對話挑戰 (FT_TimedChallenge + FT_TimedChallenge300)**
- [ ] 限時對話挑戰系統
- [ ] 300秒快速挑戰模式
- [ ] 實時排名更新機制
- [ ] 挑戰結果分析頁面

**時光卷系統與生命機制 (FT_TimeWarpCard + FT_LifeSystem)**
- [ ] 命條生命系統實現
- [ ] 時光卷道具功能
- [ ] 回覆輔助系統 (FT_ReplyAssistance)
- [ ] 遊戲化激勵機制

**預期產出**:
- 完整遊戲化學習體驗
- 高參與度互動機制
- 挑戰競技功能

### Sprint 15-16: 系統優化與部署 (Week 29-32)
**效能優化**
- [ ] Web應用載入速度優化
- [ ] 音頻資源CDN部署
- [ ] 資料庫查詢最佳化
- [ ] 瀏覽器相容性完善

**生產環境部署**
- [ ] 正式環境部署流程
- [ ] 監控和日誌系統
- [ ] 備份和災難復原
- [ ] 安全性加強

**預期產出**:
- 生產環境可用系統
- 高效能Web應用
- 完整運維監控

### Phase 3 交付標準
- [ ] 所有核心功能完整實現 (21項功能)
- [ ] Web應用全瀏覽器支援
- [ ] 生產環境穩定運行
- [ ] 用戶體驗流暢完整
- [ ] 系統效能指標達標

---

## 資源配置計劃

### 團隊組織架構

#### 核心開發團隊 (10-12人)
```yaml
frontend_team:
  - flutter_lead: 1人
  - flutter_developers: 2-3人
  - ui_ux_developer: 1人

backend_team:
  - dotnet_lead: 1人  
  - api_developers: 2人 (.NET Core)
  - devops_engineer: 1人

product_team:
  - product_manager: 1人
  - ui_ux_designer: 1人
  - qa_engineer: 1人

content_team:
  - content_manager: 1人 (外包/兼職)
  - language_experts: 2-3人 (外包)
```

#### 外部資源
- [ ] **AI技術顧問**: OpenAI/Anthropic專家
- [ ] **教育專家**: 語言學習專業顧問
- [ ] **營運顧問**: 用戶增長和變現專家  
- [ ] **法律顧問**: 隱私合規和智財權

### 預算分配 (年度)

```yaml
development_costs:
  personnel: "$800K-1.2M" # 70-75%
  infrastructure: "$120K-180K" # 10-15%
  third_party_services: "$60K-120K" # 5-10%
  marketing_mvp: "$60K-120K" # 5-10%
  total: "$1.04M-1.62M"

monthly_operational:
  team_salaries: "$65K-100K"
  aws_infrastructure: "$5K-15K" 
  ai_api_costs: "$3K-10K"
  other_services: "$2K-5K"
  total: "$75K-130K/month"
```

## 技術里程碑檢查點

### 關鍵技術驗證點

#### Month 2: 技術可行性驗證
- [ ] AI分析準確度測試 (目標: >80%)
- [ ] 語音處理延遲測試 (目標: <3秒)
- [ ] 資料庫效能測試 (目標: <100ms查詢時間)
- [ ] 移動端效能測試 (目標: <2秒冷啟動)

#### Month 5: 系統穩定性測試
- [ ] 負載測試 (目標: 1000併發用戶)
- [ ] 服務可用性 (目標: >99.5%)
- [ ] 資料一致性測試
- [ ] 安全性滲透測試

#### Month 8: 商業功能驗證
- [ ] 支付流程端到端測試
- [ ] 訂閱生命週期管理
- [ ] 內容保護和授權驗證
- [ ] 用戶資料隱私合規

#### Month 11: 擴展性準備
- [ ] 多語言系統測試
- [ ] 企業功能整合測試  
- [ ] 資料分析管道驗證
- [ ] 災難復原流程測試

## 風險管理與應變計劃

### 高風險項目與緩解策略

#### 技術風險
| 風險項目 | 影響程度 | 應變策略 | 時間buffer |
|---------|---------|----------|-----------|
| AI API成本暴增 | 高 | 本地模型備案、使用量控制 | +2週 |
| 語音識別準確度不足 | 中 | 多供應商整合、降級方案 | +3週 |  
| 資料庫效能瓶頸 | 中 | 早期壓力測試、架構調整 | +2週 |
| 第三方服務中斷 | 低 | 多供應商策略、本地備案 | +1週 |

#### 產品風險
| 風險項目 | 影響程度 | 應變策略 | 時間buffer |
|---------|---------|----------|-----------|
| 用戶接受度低 | 高 | A/B測試、快速迭代 | +4週 |
| 內容品質不達標 | 中 | 專家審核、用戶回饋機制 | +3週 |
| 競爭對手搶先 | 中 | 差異化功能、加速開發 | -2週 |
| 法規合規問題 | 低 | 法律審查、架構預留 | +2週 |

### 應變計劃啟動標準
- [ ] **黃色警戒**: 里程碑延遲 >1週
- [ ] **橙色警戒**: 里程碑延遲 >2週或核心功能風險
- [ ] **紅色警戒**: 里程碑延遲 >4週或產品方向重大調整

## 成功指標與KPI

### 開發效率指標
```yaml
development_kpis:
  velocity: 
    target: "80% of planned story points completed"
    measurement: "per sprint"
    
  quality:
    bug_rate: "< 5 bugs per 100 story points"
    test_coverage: "> 80%"
    
  deployment:
    deployment_frequency: "> 2 times per week"
    lead_time: "< 3 days from commit to production"
    
  reliability:
    uptime: "> 99.5%"
    mttr: "< 2 hours"
```

### 產品成功指標
```yaml
product_kpis:
  user_engagement:
    dau: "Daily Active Users growth"
    session_length: "> 10 minutes average"
    retention_rate: "> 30% (Day 7)"
    
  learning_effectiveness:
    completion_rate: "> 70% per dialogue"
    skill_improvement: "Measurable progress metrics"
    user_satisfaction: "> 4.2/5.0 rating"
    
  business_metrics:
    conversion_rate: "> 3% (free to paid)"
    churn_rate: "< 10% monthly"
    ltv_cac_ratio: "> 3:1"
```

## 持續改進機制

### 定期檢討會議
- [ ] **每日站會**: 進度同步、障礙排除
- [ ] **Sprint檢討**: 2週一次，調整開發計劃
- [ ] **月度里程碑**: 重大決策和方向調整
- [ ] **季度規劃**: 長期策略和資源調配

### 回饋循環機制
- [ ] **用戶回饋**: 產品內回饋、用戶訪談、滿意度調查
- [ ] **資料洞察**: 用戶行為分析、效能監控、業務指標
- [ ] **團隊回饋**: 回顧會議、改進建議、技術分享
- [ ] **市場回饋**: 競品分析、市場趨勢、合作夥伴意見

---

## 待完成任務

### 立即執行 (本週)
1. [ ] 確認開發團隊組織架構和人員配置
2. [ ] 建立專案管理工具和協作流程 (Jira/Linear)
3. [ ] 設置開發環境和CI/CD基礎設施
4. [ ] 開始Sprint 1的技術架構開發

### 短期規劃 (1個月內)  
1. [ ] 完成MVP功能的詳細需求文檔
2. [ ] 建立代碼審查和品質控制標準
3. [ ] 設計用戶測試和回饋收集機制
4. [ ] 制定詳細的內容創作計劃

### 中期規劃 (3個月內)
1. [ ] 建立完整的監控和告警系統
2. [ ] 規劃企業客戶服務的銷售和交付流程
3. [ ] 建立多語言內容的創作和管理流程
4. [ ] 設計用戶增長和市場推廣策略

---

**最後更新**: 2024年9月5日  
**專案負責人**: 待指定  
**下次檢討**: 2024年9月19日