# 🎯 Drama Ling 前端架構重構執行摘要

**建立日期**: 2025-09-10  
**專案負責**: Claude Code  
**執行狀態**: ⏳ 準備執行  
**預估工期**: 3-4週

## 📊 重構決策總覽

### 🔄 **架構轉換**
```
Vue 3 + Quasar Framework  →  原生 HTML + CSS + JavaScript
```

### 🎯 **核心目標**
1. **設計精確度**: 85% → 100%
2. **Claude Code相容性**: 80% → 95%  
3. **載入性能**: 2s → 0.8s
4. **Bundle大小**: 800KB → 150KB

## 🚀 四階段執行計劃

### **第一階段 (週1) - 基礎架構**
```bash
apps/web-native/
├── assets/css/main.css          # 設計系統
├── assets/js/app.js            # 核心JavaScript
└── docs/ARCHITECTURE.md        # 架構文檔
```

### **第二階段 (週1) - 核心頁面**  
```bash
pages/
├── index.html                  # 首頁
├── auth/login.html            # 認證
├── vocabulary/index.html       # 詞彙學習
└── profile/index.html         # 個人檔案
```

### **第三階段 (週1) - 功能頁面**
```bash
pages/vocabulary/
├── practice.html              # 練習頁面
├── review.html               # 複習頁面
└── analytics.html            # 分析儀表板
```

### **第四階段 (週1) - 整合優化**
- API整合 + 測試 + 部署

## 📋 已完成的準備工作

### ✅ **SOP標準流程執行**
- [x] 歸檔舊版技術文檔 (`sop/archive/20250910142112_README.md`)
- [x] 創建重構專案文檔 (`projects/native-html-migration.md`)
- [x] 更新任務管理系統 (`TASKS.md`)
- [x] 更新技術文檔 (`docs/04_technical/README.md`)
- [x] 更新功能規格說明 (`docs/02_design/function-specs/web/README.md`)
- [x] 產生正式分析報告 (`sop/tools/reports/analysis/2025-09-10_analysis-analysis.md`)

### 📄 **關鍵文檔建立**
| 文檔類型 | 檔案路徑 | 狀態 |
|---------|----------|------|
| **專案規劃** | `projects/native-html-migration.md` | ✅ 已完成 |
| **技術架構** | `docs/04_technical/README.md` | ✅ 已更新 |
| **任務管理** | `TASKS.md` | ✅ 已更新 |
| **功能規格** | `docs/02_design/function-specs/web/README.md` | ✅ 已更新 |
| **分析報告** | `sop/tools/reports/analysis/2025-09-10_analysis-analysis.md` | ✅ 已完成 |

## 🎯 下一步立即行動

### 🔥 **緊急任務 (本週開始)**
1. **備份現有代碼**
   ```bash
   # 備份現有Vue版本
   cp -r apps/web apps/web-vue-backup
   ```

2. **建立原生HTML專案結構**
   ```bash
   # 創建新專案目錄
   mkdir -p apps/web-native/{pages,assets,data,docs}
   mkdir -p apps/web-native/assets/{css,js,media}
   ```

3. **建立設計系統基礎**
   - 創建 `assets/css/main.css` (CSS變數、色彩、字體系統)
   - 創建 `assets/js/app.js` (核心JavaScript模組)

### ⚠️ **重要準備工作**
- 分析現有Vue組件，列出需要轉換的功能清單
- 建立HTML頁面模板和組件系統
- 設計JavaScript模組化架構

### 📝 **一般支援工作**  
- 準備開發環境配置
- 建立測試策略和品質檢查流程

## 🎪 成功關鍵因素

### 💡 **技術方案**
- **漸進式遷移**: 保留Vue版本作為後備
- **功能完整性**: 100%保持現有功能規格
- **性能優化**: 原生HTML的性能優勢
- **Claude Code友好**: AI開發最佳化

### 🚀 **執行策略**  
- **週檢查點**: 每週進度評估和調整
- **質量保證**: 像素級設計還原檢查
- **用戶驗證**: A/B測試確保體驗不降級

## ⚠️ 風險控制

### 🛡️ **風險緩解措施**
- **功能回滾**: 保留完整Vue備份
- **數據兼容**: API接口保持不變
- **分階段部署**: 逐頁面替換降低風險
- **性能監控**: 建立性能基準線對比

## 📞 後續支援

### 🔄 **定期檢查**
- **每週檢查**: 進度和品質評估
- **里程碑評估**: 每階段完成度檢查
- **最終驗收**: 功能完整性和性能指標驗證

---

## 🚀 **準備開始執行？**

所有準備工作已按照CLAUDE.md SOP標準完成，包括：
- ✅ 文件歸檔和版本管理
- ✅ 詳細專案規劃和技術文檔
- ✅ 任務管理系統更新
- ✅ 正式分析報告產生
- ✅ 風險評估和緩解策略

**現在可以開始執行第一階段：基礎架構建立** 🎯

---

**文檔更新**: 2025-09-10  
**相關連結**: [TASKS.md](TASKS.md) | [重構專案](projects/native-html-migration.md) | [分析報告](sop/tools/reports/analysis/2025-09-10_analysis-analysis.md)