# 專案執行管理系統

## 📋 執行管理概述

本系統用於管理大型計劃的分階段執行，支援項目分解、進度追蹤和依賴關係管理。

**管理原則**:
- **階段化執行**: 大型項目拆分為可管理的階段
- **類型標注**: 每個執行項目標記具體類型
- **進度透明**: 即時追蹤執行狀態和阻塞點
- **依賴管理**: 自動檢查前置條件和依賴關係

## 🏷️ 項目類型定義

| 類型代碼 | 圖標 | 名稱 | 說明 |
|---------|------|------|------|
| `FE` | 🎨 | 前端開發 | Flutter UI/UX 開發 |
| `BE` | ⚙️ | 後端開發 | .NET Core API 開發 |
| `AI` | 🤖 | AI整合 | 語音、評分、對話系統 |
| `MB` | 📱 | 移動端 | Android/iOS 配置打包 |
| `DOC` | 📚 | 文檔更新 | 規格、API、使用文檔 |
| `ENV` | 🔧 | 環境配置 | 開發工具、部署環境 |
| `TEST` | 🧪 | 測試驗證 | 功能測試、整合測試 |

## 📊 執行狀態定義

- ⏳ **待執行** (pending): 尚未開始的項目
- 🔄 **進行中** (in-progress): 正在執行的項目
- ✅ **已完成** (completed): 成功完成的項目
- ❌ **已阻塞** (blocked): 遇到阻礙無法繼續的項目
- ⏸️ **已暫停** (paused): 暫時停止的項目

## 📁 當前執行項目

### 📱 Drama Ling 手機APP開發 (2025-09-08)

**項目描述**: 建立完整的手機APP，實現AI驅動的語言學習功能

**當前階段**: ✅ 規格設計完成，準備核心功能開發

#### 階段1: 環境配置 ✅
- ✅ `ENV` Android Studio 安裝和配置 (2025-09-08)
- ✅ `ENV` Xcode 安裝配置 (iOS支援) (2025-09-08)  
- ✅ `ENV` Android模擬器設置 (2025-09-08)
- ✅ `MB` Flutter移動端配置調整 (2025-09-08)

#### 階段2: 規格設計完善 ✅
- ✅ `MB` Android APK 生成配置 (2025-09-08)
- ✅ `DOC` 02_design功能規格文檔完善 (2025-09-08)
  - 完成5個核心功能詳細規格文檔 (170頁)
  - 涵蓋43個UI畫面完整規格說明
  - 建立標準化文檔模板和品質框架
- ⏳ `FE` 應用圖標和啟動畫面設計
- ✅ `MB` APP權限配置 (語音、網路) (2025-09-08)
- ✅ `TEST` 真實設備測試 (2025-09-08)

#### 階段3: 核心功能實現 ⏳
- ⏳ `AI` 語音輸入功能實現 📋 規格已備妥
- ⏳ `FE` 觸控操作優化 📋 規格已備妥
- ⏳ `AI` 三維度評分系統 (語法、語意、流暢度) ✅ 規格完整
- ⏳ `AI` 劇本對話系統 ✅ 規格完整
- ⏳ `AI` 詞彙學習關卡系統 ✅ 規格完整  
- ⏳ `AI` 限時挑戰系統 (300秒) ✅ 規格完整

#### 階段4: 整合測試 ⏳
- ⏳ `TEST` 功能整合測試
- ⏳ `TEST` 效能優化測試
- ⏳ `DOC` 使用說明文檔
- ⏳ `MB` 正式版本打包

---

## 📈 項目統計

**總計項目**: 1 個  
**進行中**: 1 個  
**已完成**: 0 個  

**執行項目統計**:
- ⏳ 待執行: 8 個
- 🔄 進行中: 0 個  
- ✅ 已完成: 8 個

**開發準備狀況**:
- 🎯 **規格完整項目**: 4個 (可立即開始開發)
- 📋 **規格已備妥項目**: 2個 (需補充技術細節)
- ⏳ **待規格項目**: 2個

---

**最後更新**: 2025-09-08  
**管理工具**: `./dl project`, `./dl phase`  
**系統版本**: 1.0.0