# API規格文檔完善計劃

## 概述
基於現有API規格文檔分析，共發現38個待完成項目。本計劃將系統性地完成這些項目，確保API規格的完整性和可實施性。

## 階段規劃

### 階段一：核心安全與認證機制 (第1-2週)

#### 1.1 實現JWT認證系統
- **設計Token生成、驗證、刷新邏輯**
  - JWT Token結構定義
  - Token過期時間策略
  - Refresh Token輪替機制
  - Token黑名單機制

- **建立Role-based權限控制**
  - 用戶角色定義 (免費用戶、訂閱用戶、管理員)
  - 權限矩陣設計
  - API端點權限檢查邏輯

- **實現API安全原則的5個檢查項目**
  - [x] 身份驗證：JWT Token認證機制
  - [x] 授權控制：Role-based權限控制  
  - [x] 資料驗證：嚴格的輸入資料驗證
  - [x] 速率限制：防止API濫用的速率控制
  - [x] HTTPS強制：所有API強制使用HTTPS

#### 1.2 完善iOS/Android內購API
- **設計收據驗證端點**
  ```http
  POST /api/v1/subscriptions/verify-receipt
  ```
  - iOS App Store收據驗證
  - Google Play收據驗證
  - 收據有效性檢查

- **實現訂閱狀態管理**
  - 訂閱狀態追蹤
  - 自動續訂處理
  - 訂閱取消處理

- **建立權限檢查機制**
  - 訂閱用戶功能權限
  - 對話訓練次數限制
  - 特殊功能存取控制

### 階段二：核心功能API完善 (第3-4週)

#### 2.1 語言程度系統API
- **實現13級晉階算法**
  - A1-C2語言程度定義
  - 晉級條件設計
  - 評估分數算法

- **設計評估標準動態調整**
  - 個人化難度調整
  - 學習進度追蹤
  - 適應性評估機制

- **完善程度測試相關端點**
  - 程度測試API
  - 結果分析API
  - 學習建議API

#### 2.2 特殊任務系統API
- **設計日常任務管理端點**
  - 任務分配邏輯
  - 任務進度追蹤
  - 任務完成驗證

- **實現績效追蹤分析**
  - 學習統計API
  - 成就系統API
  - 排行榜API

- **建立任務完成驗證機制**
  - 對話完成度檢查
  - 分數達標驗證
  - 獎勵發放邏輯

### 階段三：系統整合與優化 (第5-6週)

#### 3.1 API文檔標準化
- **建立Swagger/OpenAPI規格**
  - API文檔自動生成
  - 互動式API測試介面
  - 客戶端SDK生成

- **完善所有端點的詳細範例**
  - 完整的請求範例
  - 各種回應情境
  - 錯誤處理範例

- **設計錯誤處理和驗證邏輯**
  - 統一錯誤碼系統
  - 資料驗證規則
  - 錯誤訊息國際化

#### 3.2 效能與監控
- **實現快取策略**
  - Redis快取設計
  - 快取失效策略
  - 快取預熱機制

- **建立監控告警系統**
  - API效能監控
  - 錯誤率追蹤
  - 告警規則設定

- **設計自動化測試套件**
  - 單元測試
  - 整合測試
  - API契約測試

## 詳細待完成項目清單

### 🔴 高優先級待完成項目 (6項)
1. [ ] 完善所有API端點的詳細規格和範例
2. [ ] 設計API的認證和授權機制
3. [ ] 實現訂閱系統的付款流程和權限控制
4. [ ] 完善語言程度晉階算法的API實現
5. [ ] 建立API文檔的自動生成和維護流程
6. [ ] 實現API的錯誤處理和驗證邏輯

### 🟡 中優先級待完成項目 (7項)
1. [ ] 設計特殊任務系統的績效追蹤和分析API
2. [ ] 實現訂閱系統與對話訓練的權限整合
3. [ ] 建立語言程度評估標準的動態調整機制
4. [ ] 設計API的快取和效能優化策略
5. [ ] 建立API的測試套件和自動化測試
6. [ ] 規劃API的版本控制和遷移策略
7. [ ] 設計API的監控和分析系統

### 🟢 低優先級待完成項目 (6項)
1. [ ] 研究GraphQL作為REST API的補充
2. [ ] 探索Real-time API (WebSocket) 的應用場景
3. [ ] 建立多語言程度並行學習的API架構
4. [ ] 設計個人化任務推薦系統API
5. [ ] 建立API的開發者工具和SDK
6. [ ] 設計第三方整合的API授權機制

### 🆕 新功能整合相關待完成項目 (5項)
1. [ ] 訂閱系統與現有付費功能的整合測試
2. [ ] 特殊任務系統與遊戲化元素的API整合
3. [ ] 語言程度系統與學習路徑規劃的API對接
4. [ ] 三大新系統間的數據一致性保證機制
5. [ ] 新功能的A/B測試API設計和實現

### 📋 RESTful設計標準待完成項目 (5項)
1. [ ] 資源導向：API端點基於資源設計而非動作
2. [ ] HTTP動詞：正確使用GET、POST、PUT、DELETE、PATCH
3. [ ] 狀態碼：使用標準HTTP狀態碼表示結果
4. [ ] 無狀態：API設計為無狀態，不依賴server端session
5. [ ] 版本控制：API版本控制策略

### 🔒 API安全原則待完成項目 (5項)
1. [ ] 身份驗證：JWT Token認證機制
2. [ ] 授權控制：Role-based權限控制
3. [ ] 資料驗證：嚴格的輸入資料驗證
4. [ ] 速率限制：防止API濫用的速率控制
5. [ ] HTTPS強制：所有API強制使用HTTPS

### 📊 效能考量待完成項目 (5項)
1. [ ] 回應時間：95%的API請求在200ms內回應
2. [ ] 快取策略：靜態內容使用CDN，動態內容使用Redis
3. [ ] 資料庫優化：適當的索引和查詢優化
4. [ ] 負載平衡：水平擴展API服務器
5. [ ] 監控告警：API效能和錯誤率監控

## 成功指標
- [ ] 所有API端點都有完整的文檔和範例
- [ ] 安全認證機制完全實現
- [ ] 內購系統API完成並測試通過
- [ ] 13級語言程度系統API實現
- [ ] 特殊任務系統API實現
- [ ] API效能達到設定目標 (95%請求<200ms)
- [ ] 自動化測試覆蓋率達到80%以上

## 資源需求
- **後端開發工程師**: 1-2人，負責API實現
- **前端開發工程師**: 1人，負責API整合測試
- **DevOps工程師**: 1人，負責部署和監控設置
- **QA工程師**: 1人，負責API測試和驗證

## 風險評估
- **技術風險**: 內購驗證機制複雜度較高
- **時間風險**: API數量眾多，可能需要額外時間
- **整合風險**: 新舊系統整合可能遇到相容性問題

## 下一步行動
1. 開始階段一的JWT認證系統設計
2. 與團隊確認技術選型和實作細節
3. 建立開發環境和測試環境
4. 開始編寫API規格的詳細實現

---

**文件版本**: v1.0  
**建立日期**: 2024年9月7日  
**負責人**: 技術團隊  
**預計完成日期**: 2024年11月中旬  
**審查週期**: 每週檢討進度